# PLAN MACRO — Brahman Ecosystem

**Fecha de cierre del plan input:** 2026-05-19
**Estado:** plan compilado, pendiente de ejecución.

---

## 0 · Resumen ejecutivo

- **21 módulos** totales: 12 existentes + 9 nuevos planeados + 1 rename pendiente.
- **6 servicios compartidos** (libraries horizontales) que sostienen a los módulos de dominio.
- **~60,000-110,000 LOC** de código nuevo proyectado (charka domina con su parser COBOL).
- **Plazo realista**: 4-8 meses con AI assistance + paralelismo agresivo (charka extiende el cronograma a ~12-18 meses).
- **Filosofía consolidada**: modularidad horizontal, separabilidad UI, sin daemons supremos, todo a través de Cards.

---

## 1 · Inventario completo

### Infraestructura (capa de soporte)

| módulo | estado | rol |
|---|---|---|
| `protocol/` | existe (7,278 LOC) | contratos canónicos + routing |
| `init/` | existe (4,301 LOC) | PID 1 + encarnación Linux |
| `runtime/` | existe (3,418 LOC) | bus + cas + wasm + brain |
| `compat/` | existe (3,435 LOC) | shims D-Bus systemd |

### Servicios compartidos (libraries horizontales)

| servicio | estado | rol | consumidores |
|---|---|---|---|
| `sandokan` | nuevo | orquestador library (LocalEngine + DaemonEngine + RemoteEngine + auto()) | shuma, nahual, matilda, ssh-mode admin, todos los binarios que ejecuten Cards |
| `sandokan-lifecycle` | extraer de shuma | TTL + restart + quota + drain + snapshot | shuma, matilda Ghost, charka-shadow, carmen, yachay |
| `discovery-dht` | nuevo | DHT library agnóstica sobre brahman-net | minga (código), card-discovery (Cards), ágora (Personas), tinkuy (futuro) |
| `transport-ssh-multiplex` | nuevo | russh + canales paralelos + reconexión silenciosa | sandokan::RemoteEngine, matilda LinkerSSH |
| `dime` | nuevo | embeddings multi-backend (cohere/bge/mini/fastembed); daemons coexisten por modelo | chasqui, akashi, charka-semantic, takiy-ai, apu (futuro) |
| `card-discovery` | nuevo | búsqueda Cards local + DHT (sobre discovery-dht) | nahual-shell (card-browser widget), ágora |

### Módulos de dominio

**Existentes:**

| módulo | estado | LOC aprox | pendientes |
|---|---|---|---|
| `chasqui` | rename de akasha | 4,395 | rename mecánico + migrar a dime + tests cluster |
| `minga` | existe | 5,091 | minga-vfs (FUSE proyección código) + integración discovery-dht |
| `nahual` | existe | 15,968 | card-browser widget + separabilidad widgets/lib |
| `pineal` | existe | ~4,000 | 6 stubs (polar, heatmap, treemap, flow, mesh, export) |
| `nakui` | existe | 7,063 | mantenimiento + docs morfismos |
| `shuma` | existe | 6,907 | extraer lifecycle + tap a tee(2)/splice |
| `gioser` | existe | 2,535 | estable |
| `pluma` | existe | 178 | AST con inline elements |
| `vista` | existe | 530 | estable |
| `barra` | existe | 280 | estable |
| `cosmobiologia` | existe | 21,502 | tests canvas/tree + roadmap GR/FFT/3D/rectificador |

**Nuevos:**

| módulo | rol | LOC aprox proyectada |
|---|---|---|
| `carmen` | compositor Wayland (smithay + arje-incarnate sandbox + delegación de regiones) | 8,000-12,000 |
| `akashi` | notes app con ECS + 4 lentes + gravedad semántica + Susurros | 10,000-15,000 |
| `charka` | transpilador COBOL→Rust + runtime determinista + shadow validator | 25,000-50,000 |
| `matilda` | administrador servidores + vhosts + Docker (con Ghost remoto) | 6,000-9,000 |
| `takiy` | composición musical (fundsp + ort + canvas) | 5,000-8,000 |
| `dominium` | simulador psicológico campo medio + render isométrico CPU | 3,000-6,000 |
| `yachay` | notebooks computacionales reproducibles (integración cross-módulos) | 5,000-9,000 |
| `ágora` | identidad humana federada + attestations + grafo + negociación | 6,000-10,000 |

**Backlog (5 + 4 honorable mentions):**

| nombre | rol breve |
|---|---|
| `rimay` | traducción memoria + lenguas indígenas |
| `yuyay` | spaced repetition + flashcards |
| `apu` | AI personal soberana (LoRA local sobre datos propios) |
| `tinkuy` | foros federados semánticos |
| `nutu` | bóveda historia clínica personal encriptada |
| `mama-pacha` | citizen-science ambiental |
| `willay` | mensajería E2E P2P |
| `inti` | energy management solar |
| `kawsay` | time tracking semántico |

---

## 2 · Grafo de dependencias críticas

```
                    ┌─────────────────┐
                    │   protocol/     │  Cards + handshake + broker + net + sidecar
                    └────────┬────────┘
                             │
        ┌────────────────────┼────────────────────┐
        ↓                    ↓                    ↓
   ┌─────────┐         ┌──────────┐         ┌──────────┐
   │  init/  │         │ runtime/ │         │  compat/ │
   └────┬────┘         └────┬─────┘         └──────────┘
        │                   │
        │ arje-incarnate    │ brain-split: rules, cognitive, audit
        │ (+ pivot_root,    │ arje-cas, arje-bus, arje-wasm
        │   overlayfs)      │
        │                   │
        └──────────┬────────┘
                   │
                   ↓
            ┌──────────────────┐
            │   sandokan       │ ← lifecycle (extracted de shuma)
            │   (orchestrator) │   transport-ssh-multiplex
            └────────┬─────────┘
                     │
        ┌────────────┼───────────────────────────────┐
        ↓            ↓                               ↓
   ┌─────────┐  ┌──────────┐                  ┌─────────────┐
   │ shuma   │  │  carmen  │ (delegación      │ discovery-  │
   │ matilda │  │  Wayland │  via wl_subsurf) │   dht       │
   │ charka- │  │          │                  └──────┬──────┘
   │ shadow  │  └────┬─────┘                         │
   └─────────┘       │                  ┌────────────┼────────────┐
                     │                  ↓            ↓            ↓
                     │            ┌──────────┐ ┌──────────┐  ┌────────┐
                     │            │  minga   │ │   card-  │  │ ágora  │
                     │            │ (código) │ │discovery │  │(Pers.) │
                     │            └──────────┘ └─────┬────┘  └────────┘
                     │                               │
              ┌──────┼──────┐               ┌────────┘
              ↓      ↓      ↓               ↓
          ┌─────────────────────────────────────────┐
          │  nahual-shell  (card-browser + launcher)│
          └─────────────────────────────────────────┘

                            ┌────────────┐
                            │   dime     │ (multi-backend embeddings)
                            └─────┬──────┘
                                  │
              ┌──────────┬────────┼────────┬──────────┐
              ↓          ↓        ↓        ↓          ↓
          ┌─────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌──────┐ ┌──────┐
          │ chasqui │ │ akashi │ │ charka │ │takiy │ │ apu  │
          │ migrar  │ │ 384d   │ │1024d   │ │audio │ │futuro│
          └─────────┘ └────────┘ └────────┘ └──────┘ └──────┘

                              ┌──────────┐
                              │ yachay   │ embebe todos los demás:
                              │(integ.)  │ pineal, dominium, takiy,
                              └──────────┘ charka, akashi, chasqui
```

---

## 3 · Plan por fases

### Fase A · Foundations cleanup (semanas 1-2)

Pre-requisitos antes de meter código nuevo. La mayoría paralelizable.

| # | item | bloquea | tiempo |
|---|---|---|---|
| #24 | Rename akasha → chasqui | claridad de naming downstream | 1 día |
| #13 | Split brain en brain-rules + brain-cognitive + brain-audit | sandokan, ágora | 3-5 días |
| #14 | Unificar loader en brahman-cards | reduce duplicación | 1-2 días |
| #16 | Promover lifecycle a sandokan-lifecycle | sandokan, matilda, charka-shadow, carmen | 4-7 días |
| #19 | pivot_root + overlayfs en arje-incarnate | carmen, matilda Ghost, sandokan completo | 4-7 días |
| #20 | transport-ssh-multiplex | sandokan::RemoteEngine, matilda | 3-5 días |

Trabajo paralelo posible: 3-4 tracks. Estimación realista: **2 semanas**.

### Fase B · Core libraries (semanas 2-5)

Servicios compartidos que sostienen aplicaciones.

| # | item | depende de | tiempo |
|---|---|---|---|
| #15 | sandokan (LocalEngine + DaemonEngine + RemoteEngine + auto) | Fase A | 1-2 semanas |
| #22 | dime (4 backends + daemon multi-instancia) | (independiente) | 1-2 semanas |
| #28 | discovery-dht (library) + card-discovery | brahman-net | 1-2 semanas |
| protocol | Extender CardKind con Person/Community/Alliance/Institution | (independiente) | 1-2 días |

Paralelizable. Estimación realista: **3 semanas**.

### Fase C · Apps standalone (semanas 4-12, paralelo)

Módulos de dominio que pueden empezar cuando sus deps de Fase B estén estables.

| # | módulo | depende de | LOC | tiempo |
|---|---|---|---|---|
| #27 | dominium | (mayormente independiente) | 3-6K | 3-4 semanas |
| #26 | takiy | dime (instancia ort) | 5-8K | 4-6 semanas |
| #23 | akashi | dime (instancia 384d), separabilidad UI | 10-15K | 6-10 semanas |
| #21 | matilda | sandokan-lifecycle, arje-incarnate enhanced, transport-ssh | 6-9K | 5-8 semanas |
| #29 | carmen | arje-incarnate enhanced, sandokan, arje-logind-compat | 8-12K | 8-12 semanas |
| #31 | ágora | CardKind extension, discovery-dht, brain-audit | 6-10K | 5-8 semanas |

Paralelizable hasta 4-6 tracks simultáneos. Estimación realista: **10-12 semanas**.

### Fase D · Charka (paralelo, multi-mes)

| # | módulo | tiempo |
|---|---|---|
| #17 | charka — parser COBOL completo + IR + semantic + runtime BCD + shadow + codegen | **6-12 meses** |

Outlier por la complejidad del parser COBOL completo (CICS + SQL embedded + dialectos IBM Enterprise). Corre en paralelo con Fase C pero NO bloquea otras cosas.

### Fase E · Yachay e integración cross-módulo (semanas 12-18)

| # | item | depende de | tiempo |
|---|---|---|---|
| #30 | yachay — notebooks reproducibles | pineal stubs cerrados, dominium estable, takiy estable, charka mínimo viable, akashi base, chasqui migrado | 4-6 semanas |
| #25 | Aplicar separabilidad UI retroactiva donde bloquee | (cuando se necesite) | 1-3 semanas |

Yachay es el módulo más integrador; tiene sentido al final cuando todos sus embeds están maduros.

### Fase F · Roadmap previo a estabilizar (paralelo throughout)

Items del ROADMAP.md original (de docs/) que conviven con las fases nuevas:

- Cobertura tests cosmobiologia-canvas/tree (5,145 LOC sin tests)
- Cobertura tests chasqui-cluster (k-means)
- Cerrar 6 stubs de pineal (polar/heatmap/treemap/flow/mesh/export)
- minga-vfs (FUSE proyección de código)
- TODOs concentrados: brain-* (post-split), handshake fase 4, shuma supervision avanzada
- Compat avanzado systemd (Inhibit, SetVariable, MachineImage)
- Cosmobiología roadmap (GR + FFT + 3D + rectificador)

Suma estimada: **4-6 semanas continuas** distribuidas entre Fases A-E.

### Fase G · Backlog (post-Fase E si alcanza)

Los 5 + 4 honorable mentions. Cuando el monorepo esté maduro y haya capacidad sobrante.

---

## 4 · Cronograma agregado

```
   sem 1-2   sem 2-5    sem 4-12          sem 12-18    sem 18+
   ├Fase A──►
            ├Fase B────►
                       ├Fase C ──parallel─────►
                                              ├Fase E──►
                       ├Fase D ──charka (multi-mes)────────────►
            ├Fase F (cobertura tests + stubs cosmo/pineal)─────►
                                                       ├Fase G─►
```

**Tiempo estimado a v1 funcional**:
- Sin charka: ~4-5 meses
- Con charka completo: ~6-12 meses (depende del parser COBOL)
- Con backlog y polish: ~12-18 meses

Con paralelismo agresivo (3-5 tracks simultáneos asistidos por AI): **factor 1.5-2× de aceleración**.

---

## 5 · Critical path (camino crítico)

El camino más largo de dependencias que define el plazo mínimo:

```
A: rename + brain split + lifecycle + pivot_root  (2 sem)
    ↓
B: sandokan + dime + discovery-dht                (3 sem)
    ↓
C: carmen + ágora                                  (8-12 sem)
    ↓
E: yachay                                         (4-6 sem)
─────────────────────────────────────
TOTAL critical path:                              17-23 semanas (4-5.5 meses)
```

Charka corre EN PARALELO al critical path (no lo extiende) pero su propia trayectoria es ~6-12 meses.

---

## 6 · Paralelismos máximos posibles

Asumiendo que se quiere maximizar throughput con múltiples agentes/personas trabajando:

| momento | tracks paralelos |
|---|---|
| Fase A | 4 tracks: rename, brain-split+loader, lifecycle, incarnate+ssh |
| Fase B | 3 tracks: sandokan, dime, discovery-dht |
| Fase C | 4-6 tracks: dominium, takiy, akashi, matilda, carmen, ágora |
| Fase D | 1 track dedicado: charka (multi-mes) |
| Fase E | 1-2 tracks: yachay + separabilidad retroactiva |
| Fase F | 1-2 tracks distribuidos en todas las fases (tests cobertura, stubs) |

**Pico simultáneo**: ~6-8 tracks (mitad de Fase C, con charka corriendo aparte).

---

## 7 · Riesgos identificados

| riesgo | severidad | mitigación |
|---|---|---|
| Parser COBOL completo es enorme (6-12 meses) | **alta** | Aceptado por usuario. Empezar charka temprano, paralelo. Considerar subset COBOL'85 puro como primer hito antes de CICS+SQL embed. |
| CRIU sobre Wayland no funciona out-of-box | media | Marcado como futuro en carmen. Documentar limitaciones. |
| Cross-platform determinism bit-exact (dominium) | alta | Plan ya incluye dep libm + BTreeMap + rand_chacha + serial reductions. CI cross-compile x86+ARM verificando hashes. |
| ZKP en ágora v2 es complejo (bbs-signatures) | media | v1 sin ZKP, v2 al final. Documentar limitaciones de v1. |
| Doble (o triple) descarga de modelos AI por falta de daemon dime | media | dime daemon multi-instancia desde Fase B. CAS para blob sharing. |
| Acoplo UI legacy de nahual widgets a GPUI | media | Separabilidad retroactiva en #25, aplicar solo donde bloquee. |
| Wayland compositor robusto requiere expertise específico (smithay) | alta | Empezar carmen con Fase 1 minimal (foot/alacritty rendering) antes de ambicionar fractal/delegación. |
| Sobre-ingeniería del fractal en carmen | media | "Si es forzado no, cuando sea grande sí" — explicit del usuario. NO en v1. |

---

## 8 · Hitos verificables (acceptance criteria)

Para considerar cada fase "cerrada":

**Fase A**:
- [ ] `cargo check --workspace` verde tras rename a chasqui
- [ ] brain split: 3 crates separados, brain umbrella opcional, loader unificado
- [ ] sandokan-lifecycle extraído con tests pasando que cubren shuma's lifecycle existente
- [ ] arje-incarnate con pivot_root + overlayfs + tests (chroot básico)
- [ ] transport-ssh-multiplex con tests sobre russh

**Fase B**:
- [ ] sandokan auto() detecta socket y elige Local/Daemon correctamente
- [ ] dime con al menos 2 backends operativos (recomendado bge + fastembed) + daemon multi-instancia
- [ ] discovery-dht: publish + lookup funciona sobre brahman-net libp2p

**Fase C** (por módulo):
- [ ] dominium: tick deterministic bit-exact cross-platform; 4 lentes funcionan; CI cross-compile pasa
- [ ] takiy: latencia audio <10ms; persistencia ambos formatos
- [ ] akashi: 4 lentes implementadas; Susurros activos; storage sqlite-vss funcional
- [ ] matilda: Inspect/Diff/Apply ciclo cerrado; al menos provider Docker funcional
- [ ] carmen: arranca compositor; renderea alacritty; sandbox via arje-incarnate
- [ ] ágora: emite + verifica + revoca attestations; grafo navegable; integrado con CardKind

**Fase D**:
- [ ] charka: parsea COBOL'85 puro (subset). Hito intermedio. CICS + SQL después.

**Fase E**:
- [ ] yachay: notebook ejecutable bit-exacto-reproducible; embeds pineal+dominium+takiy probados

---

## 9 · Decisiones de ejecución pendientes

Antes de arrancar Fase A queda por decidir:

1. **Persona dedica tiempo full-time o spaced?** → afecta el cronograma absoluto.
2. **¿Cuántos tracks paralelos** vas a sostener vos solo + Claude/AI assistants?
3. **¿Charka prioritario o relegado?** → si lo dejás al final, ahorrás tiempo al critical path; si lo querés temprano, paralelizá desde Fase B.
4. **¿yachay como integrador o standalone?** → si es integrador (recomendado), va al final; si standalone, puede empezar antes pero pierde el embed de los demás.

---

## 10 · Una vez aprobado este plan

Próximos pasos concretos cuando se dé la señal:

1. Empezar Fase A con rename akasha → chasqui (script reorg.py reusable, ya está en `scripts/`).
2. Crear branch `phase-a-foundations` para los refactors mecánicos.
3. Tests cobertura paralelo (Fase F) corre desde día 1.
4. Cada item completado: commit + push (política `feedback_commit_push.md`).
5. Actualizar `docs/STATUS.md` al cerrar cada fase.

---

**Plan compilado.** Cuando digas, arrancamos por Fase A.
